Ban Tiếp Công dân tỉnh Quảng Trị

https://bantiepcongdan.quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến kiểm tra dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây

(Cổng TTĐT) Ngày 9/7/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 1, đoạn qua huyện Gio Linh và Vĩnh Linh.
111

111

 

Cùng đi còn có Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Đại tá Phạm Văn Dũng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương liên quan.

Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 1 có tổng chiều dài tuyến 48km, trong đó đoạn qua huyện Vĩnh Linh dài 23,06km; tuyến đường đi qua địa bàn huyện Gio Linh dài 12,5km với quy mô 2 làn xe.
Đoạn tuyến đi qua huyện Vĩnh Linh làm ảnh hưởng khoảng 3,51ha diện tích đất khu vực trường bắn của Quân khu 4. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đã gửi hồ sơ thiết kế xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Huyện Vĩnh Linh đã bàn giao 2,05km; dự kiến đến tháng 9/2024 sẽ bàn giao tổng chiều dài 14,25km. 

Về tuyến đường đoạn qua huyện Gio Linh, đến nay đã bàn giao 5km, theo kế hoạch tháng 7/2024 lũy kế bàn giao đạt 7/12,5km, còn lại 5,5km sẽ tiếp tục thực hiện để bàn giao trong năm 2024. Khu tái định cư xã Trung Giang đang được xây dựng để bố trí cho 22 hộ dân bị ảnh hưởng.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Đại tá Phạm Văn Dũng đồng ý chủ trương tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện thi công đoạn đường qua trường bắn Quân khu 4 và đề nghị tỉnh quan tâm quy hoạch đất quốc phòng để bố trí các công trình trong trường bắn bị ảnh hưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại huyện Vĩnh Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến thống nhất lựa chọn phương án 1 trong hồ sơ thiết kế thi công để đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; tập trung kiểm kê, áp giá giải phóng mặt bằng và hoàn thành công tác quy hoạch khu tái định cư để cấp đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến yêu cầu đơn vị thi công tuyến đường đoạn qua huyện Gio Linh tận dụng thời tiết đang thuận lợi đẩy nhanh thi công, tập trung thêm nhân lực, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ…

Đoạn tuyến đi qua huyện Vĩnh Linh làm ảnh hưởng khoảng 3,51ha diện tích đất khu vực trường bắn của Quân khu 4. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đã gửi hồ sơ thiết kế xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Huyện Vĩnh Linh đã bàn giao 2,05km; dự kiến đến tháng 9/2024 sẽ bàn giao tổng chiều dài 14,25km. 

Về tuyến đường đoạn qua huyện Gio Linh, đến nay đã bàn giao 5km, theo kế hoạch tháng 7/2024 lũy kế bàn giao đạt 7/12,5km, còn lại 5,5km sẽ tiếp tục thực hiện để bàn giao trong năm 2024. Khu tái định cư xã Trung Giang đang được xây dựng để bố trí cho 22 hộ dân bị ảnh hưởng.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Đại tá Phạm Văn Dũng đồng ý chủ trương tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện thi công đoạn đường qua trường bắn Quân khu 4 và đề nghị tỉnh quan tâm quy hoạch đất quốc phòng để bố trí các công trình trong trường bắn bị ảnh hưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại huyện Vĩnh Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến thống nhất lựa chọn phương án 1 trong hồ sơ thiết kế thi công để đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; tập trung kiểm kê, áp giá giải phóng mặt bằng và hoàn thành công tác quy hoạch khu tái định cư để cấp đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến yêu cầu đơn vị thi công tuyến đường đoạn qua huyện Gio Linh tận dụng thời tiết đang thuận lợi đẩy nhanh thi công, tập trung thêm nhân lực, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ…

Đoạn tuyến đi qua huyện Vĩnh Linh làm ảnh hưởng khoảng 3,51ha diện tích đất khu vực trường bắn của Quân khu 4. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đã gửi hồ sơ thiết kế xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Huyện Vĩnh Linh đã bàn giao 2,05km; dự kiến đến tháng 9/2024 sẽ bàn giao tổng chiều dài 14,25km. 

Về tuyến đường đoạn qua huyện Gio Linh, đến nay đã bàn giao 5km, theo kế hoạch tháng 7/2024 lũy kế bàn giao đạt 7/12,5km, còn lại 5,5km sẽ tiếp tục thực hiện để bàn giao trong năm 2024. Khu tái định cư xã Trung Giang đang được xây dựng để bố trí cho 22 hộ dân bị ảnh hưởng.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Đại tá Phạm Văn Dũng đồng ý chủ trương tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện thi công đoạn đường qua trường bắn Quân khu 4 và đề nghị tỉnh quan tâm quy hoạch đất quốc phòng để bố trí các công trình trong trường bắn bị ảnh hưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại huyện Vĩnh Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến thống nhất lựa chọn phương án 1 trong hồ sơ thiết kế thi công để đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; tập trung kiểm kê, áp giá giải phóng mặt bằng và hoàn thành công tác quy hoạch khu tái định cư để cấp đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến yêu cầu đơn vị thi công tuyến đường đoạn qua huyện Gio Linh tận dụng thời tiết đang thuận lợi đẩy nhanh thi công, tập trung thêm nhân lực, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ…

Đoạn tuyến đi qua huyện Vĩnh Linh làm ảnh hưởng khoảng 3,51ha diện tích đất khu vực trường bắn của Quân khu 4. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đã gửi hồ sơ thiết kế xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Huyện Vĩnh Linh đã bàn giao 2,05km; dự kiến đến tháng 9/2024 sẽ bàn giao tổng chiều dài 14,25km. 

Về tuyến đường đoạn qua huyện Gio Linh, đến nay đã bàn giao 5km, theo kế hoạch tháng 7/2024 lũy kế bàn giao đạt 7/12,5km, còn lại 5,5km sẽ tiếp tục thực hiện để bàn giao trong năm 2024. Khu tái định cư xã Trung Giang đang được xây dựng để bố trí cho 22 hộ dân bị ảnh hưởng.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Đại tá Phạm Văn Dũng đồng ý chủ trương tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện thi công đoạn đường qua trường bắn Quân khu 4 và đề nghị tỉnh quan tâm quy hoạch đất quốc phòng để bố trí các công trình trong trường bắn bị ảnh hưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại huyện Vĩnh Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến thống nhất lựa chọn phương án 1 trong hồ sơ thiết kế thi công để đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; tập trung kiểm kê, áp giá giải phóng mặt bằng và hoàn thành công tác quy hoạch khu tái định cư để cấp đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến yêu cầu đơn vị thi công tuyến đường đoạn qua huyện Gio Linh tận dụng thời tiết đang thuận lợi đẩy nhanh thi công, tập trung thêm nhân lực, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ…

Đoạn tuyến đi qua huyện Vĩnh Linh làm ảnh hưởng khoảng 3,51ha diện tích đất khu vực trường bắn của Quân khu 4. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đã gửi hồ sơ thiết kế xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Huyện Vĩnh Linh đã bàn giao 2,05km; dự kiến đến tháng 9/2024 sẽ bàn giao tổng chiều dài 14,25km. 

Về tuyến đường đoạn qua huyện Gio Linh, đến nay đã bàn giao 5km, theo kế hoạch tháng 7/2024 lũy kế bàn giao đạt 7/12,5km, còn lại 5,5km sẽ tiếp tục thực hiện để bàn giao trong năm 2024. Khu tái định cư xã Trung Giang đang được xây dựng để bố trí cho 22 hộ dân bị ảnh hưởng.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Đại tá Phạm Văn Dũng đồng ý chủ trương tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện thi công đoạn đường qua trường bắn Quân khu 4 và đề nghị tỉnh quan tâm quy hoạch đất quốc phòng để bố trí các công trình trong trường bắn bị ảnh hưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại huyện Vĩnh Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến thống nhất lựa chọn phương án 1 trong hồ sơ thiết kế thi công để đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; tập trung kiểm kê, áp giá giải phóng mặt bằng và hoàn thành công tác quy hoạch khu tái định cư để cấp đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến yêu cầu đơn vị thi công tuyến đường đoạn qua huyện Gio Linh tận dụng thời tiết đang thuận lợi đẩy nhanh thi công, tập trung thêm nhân lực, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ…

Đoạn tuyến đi qua huyện Vĩnh Linh làm ảnh hưởng khoảng 3,51ha diện tích đất khu vực trường bắn của Quân khu 4. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đã gửi hồ sơ thiết kế xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Huyện Vĩnh Linh đã bàn giao 2,05km; dự kiến đến tháng 9/2024 sẽ bàn giao tổng chiều dài 14,25km. 

Về tuyến đường đoạn qua huyện Gio Linh, đến nay đã bàn giao 5km, theo kế hoạch tháng 7/2024 lũy kế bàn giao đạt 7/12,5km, còn lại 5,5km sẽ tiếp tục thực hiện để bàn giao trong năm 2024. Khu tái định cư xã Trung Giang đang được xây dựng để bố trí cho 22 hộ dân bị ảnh hưởng.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Đại tá Phạm Văn Dũng đồng ý chủ trương tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện thi công đoạn đường qua trường bắn Quân khu 4 và đề nghị tỉnh quan tâm quy hoạch đất quốc phòng để bố trí các công trình trong trường bắn bị ảnh hưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại huyện Vĩnh Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến thống nhất lựa chọn phương án 1 trong hồ sơ thiết kế thi công để đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; tập trung kiểm kê, áp giá giải phóng mặt bằng và hoàn thành công tác quy hoạch khu tái định cư để cấp đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến yêu cầu đơn vị thi công tuyến đường đoạn qua huyện Gio Linh tận dụng thời tiết đang thuận lợi đẩy nhanh thi công, tập trung thêm nhân lực, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ…

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây