Ban Tiếp Công dân tỉnh Quảng Trị

https://bantiepcongdan.quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

(Cổng TTĐT) Ngày 29/10/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã có chuyến kiểm tra tình hình giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đoạn qua huyện Cam Lộ và Vĩnh Linh. Tham gia đoàn kiểm tra còn có đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.
ViewImage

Báo cáo tại điểm xây dựng cầu vượt quốc lộ 9 qua xã Cam Hiếu và Cam Thủy, UBND huyện Cam Lộ cho biết công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến chính đã hoàn thành 100% và đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng đường gom bổ sung và đường gom hai bên cầu vượt; cụ thể, đã bàn giao 300/700m đường gom cầu vượt xã Cam Thủy và 250m phía bên phải tuyến/900m đường gom cầu vượt xã Cam Hiếu. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng ở đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc vì chưa thống nhất phương án cắm mốc hành lang đường bộ hai bên cầu vượt. Để đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, UBND huyện Cam Lộ đã đề xuất với UBND tỉnh phương án thực hiện cắm mốc hành lang an toàn hai bên cầu vượt quốc lộ 9 với khoảng cách 100m; bên cạnh đó, huyện Cam Lộ cũng đã đề xuất mức hỗ trợ cho đất ở, đất sản xuất, đất kinh doanh phù hợp để áp dụng cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại huyện Vĩnh Linh, các tuyến nhánh kết nối cao tốc có chiều dài 4,1km, đến nay đã bàn giao 3km mặt bằng. Đối với cầu vượt quốc lộ 9D đoạn qua thị trấn Bến Quan, trong quá trình xây dựng đã ảnh hưởng đến 18 hộ dân, UBND huyện Vĩnh Linh đã tích cực vận động, lập phương án bồi thường và đề xuất với UBND tỉnh.

Công trình xây dựng cầu vượt quốc lộ 9

Đối với hạng mục đường gom hai bên cầu vượt quốc lộ 9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến yêu cầu UBND huyện Cam Lộ căn cứ vào mốc mà chủ đầu tư bàn giao để tiếp tục thực hiện việc giải phóng mặt bằng; UBND tỉnh sẽ làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các sở, ngành, địa phương liên quan để tổ chức rà soát, quyết định việc cắm mốc hành lang an toàn hai bên cầu vượt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vĩnh Linh và các đơn vị liên quan thiết kế, xây dựng các điểm đấu nối giữa đường Hồ Chí Minh với khu tái định cư phải đảm bảo cảnh quan và an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Đối với nút giao cầu vượt 9D đoạn qua thị trấn Bến Quan, giao UBND huyện Vĩnh Linh xây dựng phương án bồi thường phù hợp trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống và đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Trường Nhật

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây